QUẢNG NGÃI ONLINE - TRANG THÔNG TIN TỔNG HỢP QUẢNG NGÃI

http://quangngai.online

Quảng Ngãi: Dự án đập dâng sông Trà Khúc điều chỉnh từ 60 tỉ lên gần 1.500 tỉ

Dự án đập dâng sông Trà Khúc được tỉnh Quảng Ngãi quyết định đầu tư từ năm 2004 với tổng mức đầu tư hơn 60 tỉ đồng. Qua nhiều lần điều chỉnh, đến năm 2018, dự án dự kiến có tổng mức đầu tư khoảng gần 1.500 tỉ đồng.
Sông Trà Khúc, con sông lớn nhất tỉnh Quảng Ngãi - Ảnh: Lê Đình Dũng

Điều chỉnh nhiều lần từ 60 tỉ lên gần 1.500 tỉ

 

 

Dự án đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc được UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt vào tháng 4.2004 với tổng mức đầu tư 60,7 tỉ đồng. Vị trí thực hiện dự án ở hạ lưu sông Trà Khúc.

Mục tiêu lúc đầu của dự án là giữ nước, tạo mức nước dâng trên sông Trà Khúc đoạn qua TP.Quảng Ngãi nhằm tạo cảnh quan phục vụ du lịch, giải trí và ngăn xâm nhập mặn... Khi dự án được phê duyệt, thân đập được làm bằng cao su.

Đến năm 2009, dự án được điều chỉnh, bổ sung quy mô thân đập bằng bêtông, tổng vốn đầu tư tăng lên 225,3 tỉ đồng.

Tháng 9.2010, công trình được khởi công rầm rộ. Sau khi khởi công, công trình lại tiếp tục được điều chỉnh bổ sung, nâng cấp khiến tổng mức đầu tư tăng lên 325 tỉ rồi lên 424 tỉ đồng tính đến thời điểm năm 2013.

Tháng 6.2013, công ty CP tập đoàn Phúc Sơn có công văn đề xuất thực hiện dự án này theo hình thức BT và UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có công văn đề nghị lên Ban thường vụ Tỉnh ủy xem xét.

Nhiều năm nay vào mùa khô, nước sông Trà Khúc qua thành phố Quảng Ngãi thường cạn dòng

Tuy nhiên, dự án vẫn lỡ hẹn chưa thực hiện. Ngày 27.10.2017, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Ngọc Căng ký ban hành quyết định về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc với tổng mức đầu tư dự kiến lên đến 955 tỉ đồng. Theo quyết định này, công trình có các hạng mục gồm: đập dâng dài 893m, cầu giao thông dài 1.125m và một số hạng mục phụ.

Năm 2018, dự án lại rục rịch khởi động với dự kiến tổng mức đầu tư lên khoảng 1.498 tỉ đồng. Theo đó, dự án dự định sẽ xây dựng ở đoạn qua xã Tịnh An và Nghĩa Dũng, TP.Quảng Ngài. Vị trí xây dựng đập dâng cách cầu Trà Khúc 2 khoảng 3,2km về phía hạ lưu.

Dự án được thuyết trình là dự án thủy lợi kết hợp giao thông gồm phần đập dâng với phần chính là cổng ngăn sông có cửa van điều tiết và tràn. Ngoài ra còn có âu thuyền, cầu và đường giao thông…Thời gian thực hiện dự kiến từ năm 2018- 2021.

Về phương án nguồn vốn, dự án sẽ lấy nguồn tăng thu ngân sách địa phương năm 2015 để thực hiện cải cách tiền lương 200 tỉ đồng; nguồn tăng thu ngân sách địa phương năm 2017 để thực hiện cải cách tiền lương năm 2018, nguồn ngân sách tỉnh, nguồn khai thác quỹ đất và các nguồn vốn hợp pháp khác 1.298 tỉ đồng.

Việc xây dựng đập dâng sông Trà Khúc được biết nhằm giữ nước dâng hợp lý cho đoạn sông chảy qua TP.Quảng Ngãi để tạo cảnh quan phục vụ phát triển đô thị, du lịch dịch vụ; bổ sung nguồn nước ngầm, ứng phó với biến đổi khí hậu...

Cần tính toán kỹ các phương án

Vào tháng 6.2018, Ban thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã có kết luận về chủ trương đầu tư dự án đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc. Theo đó, giao UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo thực hiện dự án đầy đủ, đúng quy trình theo quy định của nhà nước, đảm bảo tiết kiệm thời gian và kinh phí. Đồng thời, chịu trách nhiệm về các số liệu đo đạc, khảo sát…

Ngoài ra phải lập thẩm định, đánh giá tác động môi trường theo đúng quy định, nhất là những vấn đề ảnh hưởng đến dân cư, sạt lở bờ sông, nhiễm mặn, thoát lũ, tác động đến hệ sinh thái…

Dự án cầu Cửa Đại đang xây dựng cuối sông Trà Khúc

Trung tuần tháng 8.2018, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ tiếp tục chủ trì cuộc họp để lắng nghe ý kiến của nguyên lãnh đạo chủ chốt của tỉnh này qua các thời kỳ cùng lãnh đạo một số sở, ngành và TP.Quảng Ngãi về dự án.

Tại cuộc họp, đa số các cán bộ đều cho rằng chủ trương đầu tư dự án là cần thiết. Tuy nhiên cần xem xét lượng nước đổ về đập, nhất là thời điểm mưa lũ; lượng cát đổ về bồi lấp hàng năm trên sông. Cần tính toán cao trình thoát nước thải; nghiên cứu hệ thống xả thải của TP.Quảng Ngãi làm sao để thoát nước thải thuận lợi...

Một số ý kiến cũng cho rằng khi xây dựng đập dâng phải tính toán hài hòa với cảnh quan núi Thiên Ấn và các công trình hai bên bờ sông. Đồng thời, dự án cần sớm có báo cáo tác động môi trường và phải tính toán giải quyết việc làm cho người dân ở Ân Phú, xã Tịnh An sau này.

Bài & ảnh: Lê Đình Dũng

Chú ý: Nội dung trên đây là tài sản trực tuyến của Quảng Ngãi Online. Xin mời các bạn cùng chia sẻ thông tin trên Facebook, Zalo, Viber ... vv cho mọi người cùng đọc nhé. Xin cảm ơn !
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây